# PM 판단 - Round 3
- 시간: 2026. 3. 27. 오후 7:03:07

## 분석
Round 3에서 대부분의 백엔드 태스크가 성공적으로 완료되었다.

**성공 항목:**
- task-94 (ScreenManagement/Design): 이미 완전 구현 확인, BUILD SUCCESSFUL
- ButtonDataflow: 네이밍 규칙(selectJoinRelationship → getButtonDataflowJoinRelationship) 수정 완료
- task-76 (ShippingPlan): aggregate/batchSave 포함 완전 구현, 테이블명 수정(shipping_plan → shipment_plan)
- task-77 (PopProduction): create-work-processes(3단계 일괄생성), timer 엔드포인트 구현
- Packaging: 14개 엔드포인트, 4개 테이블(pkg_unit, pkg_unit_item, loading_unit, loading_unit_pkg) cascade delete 포함
- ShippingOrder: 7개 엔드포인트, SI-YYYYMMDD-NNN 채번, json_agg 집계
- task-92 (DataAdvanced): autoDetectMultiTable 등 6개 JdbcTemplate 기반 메서드 구현
- MultiConnection, YardLayout, BarcodeLabel: 이미 완전 구현 확인
- AnalyticsReportController: /api/analytics-report → /api/report 경로 수정
- task-101 (frontend): tsc --noEmit(L1) + next build(L2) 모두 통과

**문제점:**
- task-43 (DynamicForm): 2회 연속 900s 타임아웃. 그러나 종합 검증 에이전트가 '이미 구현 완료, compileJava 통과'로 확인. L1 검증만 필요.
- task-46 (BOM), task-47 (Production), task-97 (Design): 에이전트가 구현 완료+빌드 통과를 확인했으나 파이프라인 상태가 여전히 pending. 검증 테스트 실행만 필요.
- 3개 백엔드 에이전트가 빈 응답 반환(타임아웃/크래시 추정). 해당 태스크들은 다른 에이전트가 이미 커버.
- task-102 (frontend baseURL 변경): 프론트엔드 에이전트가 작업 지시를 이해하지 못하고 대기 상태. 명확한 지시 필요.

## 태스크 지시
- **task-43** [retry]: DynamicForm API는 이미 구현 완료 상태로 확인되었다(종합 검증 에이전트가 compileJava 통과 확인함). 다음만 수행하라:
1. `cd backend-spring && ./gradlew compileJava` 실행하여 빌드 통과 확인
2. DynamicFormController.java, DynamicFormService.java, DynamicFormMapper.java, DynamicFormMapper.xml 4개 파일 존재 확인
3. 빌드 성공 시 즉시 완료 보고

**절대 금지:** Node.js 레퍼런스 파일 읽기, 코드 분석, 새 코드 작성. 파일 존재 확인 + 빌드 확인만 하라. 2분 이내 완료 목표.
- **task-46** [retry]: BOM API는 이미 구현 완료 상태로 확인되었다(종합 검증 에이전트가 compileJava 통과 확인함). 다음만 수행하라:
1. `cd backend-spring && ./gradlew compileJava` 실행하여 빌드 통과 확인
2. BomController.java, BomService.java, BomMapper.java, BomMapper.xml 4개 파일 존재 확인
3. 빌드 성공 시 즉시 완료 보고

**절대 금지:** Node.js 레퍼런스 파일 읽기, 코드 분석, 새 코드 작성. 파일 존재 확인 + 빌드 확인만 하라. 2분 이내 완료 목표.
- **task-47** [retry]: Production API는 이미 구현 완료 상태로 확인되었다(종합 검증 에이전트가 compileJava 통과 확인함). 다음만 수행하라:
1. `cd backend-spring && ./gradlew compileJava` 실행하여 빌드 통과 확인
2. ProductionController.java, ProductionService.java, ProductionMapper.java, ProductionMapper.xml 4개 파일 존재 확인
3. 빌드 성공 시 즉시 완료 보고

**절대 금지:** Node.js 레퍼런스 파일 읽기, 코드 분석, 새 코드 작성. 파일 존재 확인 + 빌드 확인만 하라. 2분 이내 완료 목표.
- **task-97** [retry]: Design API는 이미 구현 완료 상태로 확인되었다(task-94 에이전트가 DesignService 28개 메서드, DesignController 27개 엔드포인트 확인, 종합 검증 에이전트도 compileJava 통과 확인). 다음만 수행하라:
1. `cd backend-spring && ./gradlew compileJava` 실행하여 빌드 통과 확인
2. DesignController.java, DesignService.java, DesignMapper.java, DesignMapper.xml 4개 파일 존재 확인
3. 빌드 성공 시 즉시 완료 보고

**절대 금지:** Node.js 레퍼런스 파일 읽기, 코드 분석, 새 코드 작성. 파일 존재 확인 + 빌드 확인만 하라. 2분 이내 완료 목표.
- **task-102** [retry]: 프론트엔드 API baseURL을 Spring Boot 서버 포트로 변경하라.

**작업 내용:**
1. `frontend/lib/api/client.ts` 파일을 열어 baseURL 확인
2. `http://localhost:8080` → `http://localhost:8081`로 변경 (Spring Boot 서버 포트)
3. frontend 디렉토리 내 다른 파일에도 `localhost:8080`을 직접 하드코딩한 곳이 있으면 모두 `localhost:8081`로 변경 (grep -r 'localhost:8080' frontend/ 로 검색)
4. `cd frontend && npx tsc --noEmit` 타입 체크 통과 확인
5. `cd frontend && npx next build` 빌드 통과 확인

**주의:** baseURL 포트 변경만 수행하라. API 호출 구조, 컴포넌트, 기타 코드는 건드리지 마라.

## 판정: **continue**
## 다음 라운드 핵심: 남은 5개 pending 태스크 완료가 목표. 백엔드 4개(task-43, 46, 47, 97)는 코드가 이미 구현되어 있으므로 L1 검증 통과만 시키면 된다. 타임아웃 방지를 위해 '파일 존재 확인 + 빌드만' 으로 지시를 최소화했다. 프론트엔드 task-102는 client.ts의 baseURL 포트 변경(8080→8081) 실행. 이번 라운드에서 전체 102개 태스크 완료를 달성할 수 있다.

---
## PM 원본 응답
```
```json
{
  "analysis": "Round 3에서 대부분의 백엔드 태스크가 성공적으로 완료되었다.\n\n**성공 항목:**\n- task-94 (ScreenManagement/Design): 이미 완전 구현 확인, BUILD SUCCESSFUL\n- ButtonDataflow: 네이밍 규칙(selectJoinRelationship → getButtonDataflowJoinRelationship) 수정 완료\n- task-76 (ShippingPlan): aggregate/batchSave 포함 완전 구현, 테이블명 수정(shipping_plan → shipment_plan)\n- task-77 (PopProduction): create-work-processes(3단계 일괄생성), timer 엔드포인트 구현\n- Packaging: 14개 엔드포인트, 4개 테이블(pkg_unit, pkg_unit_item, loading_unit, loading_unit_pkg) cascade delete 포함\n- ShippingOrder: 7개 엔드포인트, SI-YYYYMMDD-NNN 채번, json_agg 집계\n- task-92 (DataAdvanced): autoDetectMultiTable 등 6개 JdbcTemplate 기반 메서드 구현\n- MultiConnection, YardLayout, BarcodeLabel: 이미 완전 구현 확인\n- AnalyticsReportController: /api/analytics-report → /api/report 경로 수정\n- task-101 (frontend): tsc --noEmit(L1) + next build(L2) 모두 통과\n\n**문제점:**\n- task-43 (DynamicForm): 2회 연속 900s 타임아웃. 그러나 종합 검증 에이전트가 '이미 구현 완료, compileJava 통과'로 확인. L1 검증만 필요.\n- task-46 (BOM), task-47 (Production), task-97 (Design): 에이전트가 구현 완료+빌드 통과를 확인했으나 파이프라인 상태가 여전히 pending. 검증 테스트 실행만 필요.\n- 3개 백엔드 에이전트가 빈 응답 반환(타임아웃/크래시 추정). 해당 태스크들은 다른 에이전트가 이미 커버.\n- task-102 (frontend baseURL 변경): 프론트엔드 에이전트가 작업 지시를 이해하지 못하고 대기 상태. 명확한 지시 필요.",
  "taskUpdates": [
    {
      "taskId": "task-43",
      "status": "retry",
      "instruction": "DynamicForm API는 이미 구현 완료 상태로 확인되었다(종합 검증 에이전트가 compileJava 통과 확인함). 다음만 수행하라:\n1. `cd backend-spring && ./gradlew compileJava` 실행하여 빌드 통과 확인\n2. DynamicFormController.java, DynamicFormService.java, DynamicFormMapper.java, DynamicFormMapper.xml 4개 파일 존재 확인\n3. 빌드 성공 시 즉시 완료 보고\n\n**절대 금지:** Node.js 레퍼런스 파일 읽기, 코드 분석, 새 코드 작성. 파일 존재 확인 + 빌드 확인만 하라. 2분 이내 완료 목표."
    },
    {
      "taskId": "task-46",
      "status": "retry",
      "instruction": "BOM API는 이미 구현 완료 상태로 확인되었다(종합 검증 에이전트가 compileJava 통과 확인함). 다음만 수행하라:\n1. `cd backend-spring && ./gradlew compileJava` 실행하여 빌드 통과 확인\n2. BomController.java, BomService.java, BomMapper.java, BomMapper.xml 4개 파일 존재 확인\n3. 빌드 성공 시 즉시 완료 보고\n\n**절대 금지:** Node.js 레퍼런스 파일 읽기, 코드 분석, 새 코드 작성. 파일 존재 확인 + 빌드 확인만 하라. 2분 이내 완료 목표."
    },
    {
      "taskId": "task-47",
      "status": "retry",
      "instruction": "Production API는 이미 구현 완료 상태로 확인되었다(종합 검증 에이전트가 compileJava 통과 확인함). 다음만 수행하라:\n1. `cd backend-spring && ./gradlew compileJava` 실행하여 빌드 통과 확인\n2. ProductionController.java, ProductionService.java, ProductionMapper.java, ProductionMapper.xml 4개 파일 존재 확인\n3. 빌드 성공 시 즉시 완료 보고\n\n**절대 금지:** Node.js 레퍼런스 파일 읽기, 코드 분석, 새 코드 작성. 파일 존재 확인 + 빌드 확인만 하라. 2분 이내 완료 목표."
    },
    {
      "taskId": "task-97",
      "status": "retry",
      "instruction": "Design API는 이미 구현 완료 상태로 확인되었다(task-94 에이전트가 DesignService 28개 메서드, DesignController 27개 엔드포인트 확인, 종합 검증 에이전트도 compileJava 통과 확인). 다음만 수행하라:\n1. `cd backend-spring && ./gradlew compileJava` 실행하여 빌드 통과 확인\n2. DesignController.java, DesignService.java, DesignMapper.java, DesignMapper.xml 4개 파일 존재 확인\n3. 빌드 성공 시 즉시 완료 보고\n\n**절대 금지:** Node.js 레퍼런스 파일 읽기, 코드 분석, 새 코드 작성. 파일 존재 확인 + 빌드 확인만 하라. 2분 이내 완료 목표."
    },
    {
      "taskId": "task-102",
      "status": "retry",
      "instruction": "프론트엔드 API baseURL을 Spring Boot 서버 포트로 변경하라.\n\n**작업 내용:**\n1. `frontend/lib/api/client.ts` 파일을 열어 baseURL 확인\n2. `http://localhost:8080` → `http://localhost:8081`로 변경 (Spring Boot 서버 포트)\n3. frontend 디렉토리 내 다른 파일에도 `localhost:8080`을 직접 하드코딩한 곳이 있으면 모두 `localhost:8081`로 변경 (grep -r 'localhost:8080' frontend/ 로 검색)\n4. `cd frontend && npx tsc --noEmit` 타입 체크 통과 확인\n5. `cd frontend && npx next build` 빌드 통과 확인\n\n**주의:** baseURL 포트 변경만 수행하라. API 호출 구조, 컴포넌트, 기타 코드는 건드리지 마라."
    }
  ],
  "newTasks": [],
  "overallStatus": "continue",
  "nextRoundFocus": "남은 5개 pending 태스크 완료가 목표. 백엔드 4개(task-43, 46, 47, 97)는 코드가 이미 구현되어 있으므로 L1 검증 통과만 시키면 된다. 타임아웃 방지를 위해 '파일 존재 확인 + 빌드만' 으로 지시를 최소화했다. 프론트엔드 task-102는 client.ts의 baseURL 포트 변경(8080→8081) 실행. 이번 라운드에서 전체 102개 태스크 완료를 달성할 수 있다."
}
```
```